پس از 24 سال

پایانه مسافربری تبریز هنوز ناتمام است

پروژه پایانه مسافربری تبریز و احداث ترمینال مرکزی آن که از 24 سال پیش آغاز شده، هنوز تکمیل نشده و ناتمام است.

کد خبر: ۹۵۶۴

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۲

تبریز- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل پایانه‌های شهری شهرداری تبریز گفت: فاز اول پایانه مرکزی 24سال پیش به بهره‌برداری رسیده، اکنون نیاز به توسعه دارد، در حالی‌که این طرح قرار بود ظرف چند سال بعد از شروع، به پایان برسد.
ایوب اسماعیلی تأکید کرد: هنوز مرحله اول پایانه در 7هکتار به بهره‌برداری کامل نرسیده و به صورت نیمه‌تمام از آن بهره‌برداری صورت می‌گیرد و طرح اصلی سالن‌های پایانه 40درصد پیشرفت دارد.
وی به این نکته اشاره کرد که اجرای پروژه تا سال 90 به حال خود رها شده بود و شهرداری به دلیل سودآور نبودن، به آن توجه کافی نمی‌کرد ولی پیشرفت 15درصدی آن تا سال 90 با توجه شورای شهر و شهرداری در بعد از این سال به بیش از 45درصد رسیده است.
مدیرعامل پایانه‌های شهری شهرداری تبریز تصریح کرد: در سال گذشته 120میلیارد ریال برای ساخت و تکمیل پایانه مرکزی تخصیص یافت و با اختصاص تدریجی 130 میلیارد ریال اعتبار، عملیات اتمام پایانه مرکزی تا آخر شهریور امسال به پایان می‌رسد.
وی افزود: در سال‌های اخیر در زمینه مکان‌یابی و ساخت پایانه‌های متمرکز و دروازه‌ای و حتی پایانه‌های روستایی و پارک‌سوارهای تبریز، کار کارشناسی چندانی صورت نگرفته و این امور مورد بی‌مهری متولیان امور شهری قرار گرفته است.