در یک اقدام تامل‌برانگیز

وزارت نیرو 61 درصد از فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری را حذف کرد

کد خبر: ۹۳۷۱۷

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۰

اهواز - خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت جهاد نصر در جلسه‌ای که برای بررسی مسائل و مشکلات طرح 550 هزار هکتاری احیای دشت خوزستان در استانداری خوزستان برگزار شد، گفت: نیاز اول این طرح که شامل 230 هزار هکتار از 312 هزار هکتار احداث شبکه عملیاتی و اجرا شده و در زمینه زهکش‌های زیرزمینی که 224 هزار هکتار بوده و تاکنون 164 هزار هکتار آن کار شده و در بخش تجهیز و نوسازی از 245 هزار هکتار نیز 161 هزار هکتار آن انجام شده است.
یدالله شمایلی افزود: تا  امروز 850 میلیون دلار اعتبار فاز اول تخصیص داده شده و امیدواریم تا اواخر دی یا  اوایل بهمن تخصیص سوم سال 95 را که مبلغ 200 تا 250 میلیون دلار دیگر خواهد بود در اختیار ما قرار گیرد.
وی گفت: برای فاز دوم 244 هزار هکتار پیشنهاد داده شده در ستاد وزارت نیرو متاسفانه به 128 هکتار تقلیل پیدا کرد که مورد قبول ما واقع نشد.
شمایلی با بیان اینکه پیش از این مصوبه 11 میلیارد یوان چین معادل 4 میلیارد دلار مصوبه شورای اقتصاد را داریم افزود: یک بانک چینی نیز برای ادامه کار اعلام آمادگی کرده است.وی اظهار داشت: در فاز اول نیز مشکلاتی داریم از جمله اینکه سازمان آب و برق خوزستان در دشت آزادگان و شادگان به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی وزارت نیرو قادر به  اجرای تعهدات خود نیست بنابراین نامه‌ای با این سازمان منعقد و مقرر شد جهاد نصر 150 میلیارد تومان از اعتبارات خود را برای تکمیل این طرح‌ها در اختیار سازمان مدیریت استان قرار دهد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نیز در این جلسه گفت: از ابتدا قرار بر فازبندی طرح نبود و مقرر شده بود طرح به میزان 550 هزار هکتار به عنوان بخشی از طرح 800 هزار هکتاری مقام معظم رهبری، اجرا شود. اما متاسفانه در میانه راه وزارت نیرو بدون هیچ‌گونه دلایل کارشناسی و دلایل ناشناخته‌ای که ما از آن بی‌اطلاعیم و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی و آب و برق خوزستان، فاز دوم طرح توسعه کشاورزی خوزستان را دو سال است تعطیل کرده است.
«کیخسرو چنگلوائی» افزود» ما معتقدیم نه تنها مشکل تامین آب این طرح را نداریم بلکه با کارهای زیرساختی که صورت می‌گیرد ارتقا راندمان آبی هم داریم.
وی ادامه داد: متاسفانه در مورخه 95/9/6 معاون وزیر نیرو بدون نظرخواهی از مسئولان استان و دستگاه‌های مجری طرح 61 درصد از طرح معادل 148 هزار هکتار را حذف کرد.
وی تاکید کرد: اراده‌ای در وزارت نیرو برای نهایی شدن طرح نیست و فقط به دنبال این هستند که طرح مشمول زمان شود تا ببینند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در حالی که وزارت نیرو مساحت طرح را کاهش داده باید ظرف مدت یک ماه این موضوع تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان هم گفت: هنوز تکلیف فاز یک مشخص نیست و دو سال است 440 میلیارد تومان به ما پول داده شده تا فاز یک را به اتمام برسانیم و شبکه اصلی حدود 73 هزار هکتار از فاز یک باقی مانده است.
«محمدرضا شمسایی» افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد قرار بود فاز 2 طرح با فاینانس صورت بگیرد که این مورد نیز هنوز تعیین تکلیف نشده و نحوه تامین مالی فاز دوم در ابهام است.