مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی‌ تاکید کرد

طبقه دوم ورزشگاه آزادی تا شهریورصندلی‌گذاری می‌شود(گفت و گو)

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: در صورتی که بودجه مورد نظر در سال جاری اختصاص پیدا کند می‌توانیم 54 پروژه را افتتاح کنیم.

کد خبر: ۷۷۶۰۴

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۱

مصطفی مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیروز در نشست خبری ضمن تبریک قهرمانی تیم کشتی آزاد و همچنین راهیابی تیم ملی والیبال به المپیک در خصوص صندلی گذاری طبقه دوم ورزشگاه آزادی، ورزشگاه نقش جهان، افتتاح 54 پروژه در سال 95، ساخت ساختمان فدراسیون‌ها و...توضیحاتی داد که گزیده‌ای از صحبت‌های وی در ادامه می‌آید:
* بودجه در نظر گرفته شده برای سال 95، 386 میلیارد تومان است که امیدواریم تخصیص خوبی در سال جاری رقم بخورد.
* در صورتی که بودجه مورد نظر در سال جاری اختصاص پیدا کند می‌توانیم 54 پروژه را افتتاح کنیم که این پروژه‌ها شامل استادیوم 75 هزار نفری نقش جهان، 3 استادیوم 15 هزار نفری، 14 استادیوم 5 هزار نفری، 3 سالن دوومیدانی، 2 پیست دوچرخه‌سواری در کرمان و رشت، سالن 6 هزارنفری در سنندج و 28 پروژه دیگر در زمینه سالن‌های تمرینی، زمین فوتبال، خوابگاه و ... خواهد بود.
* وزیر ورزش روی 5 پروژه شاخص تاکید زیادی داشته است که عبارتند از نقش جهان اصفهان، صندلی‌گذاری ورزشگاه آزادی، تکمیل ورزشگاه یادگار امام تبریز و انجام پروژه‌هایی در شهر و استان تهران و همچنین باید به پروژه تجمیع فدراسیون‌ها در ساختمانی میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیز اشاره کنم که یکی از اولویت‌های اصلی خواهد بود.
* من ساعت به ساعت مراحل ورزشگاه نقش جهان اصفهان را رصد می‌کنم فقط در ضلع شمالی نقش جهان باید یکی از تیرهای اصلی نصب شود و کار مابقی نقاط این ورزشگاه انجام شده است و عملیات عمرانی با سرعت خوبی پیش می‌رود. پیش‌بینی کرده بودیم که کار ساخت ورزشگاه تا اسفندماه انجام شود اما عدم تامین بودجه موجب رکود 2 ماهه شد و ما را عقب انداخت. تفاهمنامه‌ای که صورت گرفته بود، استانداری بر آن متعهد شده بود که کمک کند، همچنین شرکت فولاد مبارکه نیز مبلغی را در این مسیر اختصاص داد. ما هم از 7 میلیارد تومانی که در نظر گرفته بودیم توانستیم 3/5 میلیارد تخصیص بدهیم. استانداری اصفهان با وجود همکاری‌های خوبی که داشت اما در تخصیص بودجه کاری انجام نداد، به هر حال توانسته‌ایم ظرفیت کاری ساخت این پروژه را به حدی که قبل از سال 95 بود برسانیم و رختکن‌ها و زمین چمن هم‌اکنون کاملا آماده هستند اگر با همین سرعت و تخصیص‌ها به جلو حرکت کنیم قطعا نقش جهان را به آغاز لیگ می‌رسانیم چرا که این مسئله خواسته استان اصفهان و هواداران است.
* کار صندلی‌گذاری ورزشگاه آزادی در دو بخش انجام می‌شود، ترمیم سطح بتن و صندلی‌گذاری. خوشبختانه کار شروع تولید صندلی‌ها از یک هفته پیش آغاز شده است. ما هم برای این کار 2 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌ایم و سعی‌مان بر آن است که این کار تا اولین بازی تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی که شهریور برگزار می‌شود، انجام شود.
* چمن ورزشگاه یادگار امام در تبریز مشکلات زیادی داشت و از گرمایش مطلوب برخوردار نبود که ما این مسئله را در دستور کار قرار دادیم. ما 50 سانتیمتر از خاک را برداشتیم و خاکریزی مجدد انجام دادیم، همچنین قرار است چمن این ورزشگاه به صورت رول پهن شود، شاید نتوانیم پروژه را به 302 بازی اول لیگ برسانیم اما قطعا برای پس از این مدت آماده می‌شود و ما با مبلغ 2 میلیارد تومانی که در نظر گرفته‌ایم به دنبال بازسازی هستیم.
* ساخت ساختمان فدراسیون‌ها در 7 طبقه طراحی شده و سال گذشته نیز کار تثبیت خاک آن انجام شد. ما امسال کار مناقصه سازه را برگزار کردیم و برنامه‌مان این است که سازه بتنی تا 8 ماه آماده شود. ساخت این ساختمان برای هماهنگی بیشتر بین وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها است. ما برای همه فدراسیون‌ها از جمله فدراسیون فوتبال در طبقات مختلف این ساختمان مکان‌هایی را در نظر گرفته‌ایم اما استقرار آنها با نظر معاونت قهرمانی وزارت ورزش خواهد بود.