اذعان یک مقام دولتی به کندی طرح تولید بنزین در دولت روحانی

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به کندی اجرای طرح تولید بنزین در پالایشگاه بندرعباس در دولت روحانی اذعان کرد.

کد خبر: ۷۵۳۶۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۸

حمید شریف رازی گفت: در حال حاضر بیش از یک هزار و پانصد نفر در این مجتمع مشغول به کار بوده و امید است کلیه واحدهای این طرح تا پایان سال جاری به مرحله تولید برسند.
وی اعلام کرد؛ پیشرفت این طرح در بخش اجرا  در اوایل دولت تدبیر و امید، در مهر ماه 1392، 65/02 درصد و طی این مدت و تا پایان اسفند ماه 1394 به 93/06 درصد افزایش یافته است و لذا اعلام توقیف پروژه از سوی خبرگزاری مهر صحت ندارد.
وی توضیح داد؛ اصولا اجرای طرح‌ها در مراحل پایانی به دلیل باقی مانده کارهای با حجم کم وحساس و لزوم رفع نواقص احتمالی، هماهنگی با سازندگان، صاحبان لیسانس و بهره‌بردار در مقایسه با مراحل میانی اجرای طرح از پیشرفت کمتری برخوردار بوده و این جزئی از ماهیت طرح‌ها می‌باشد.
رازی افزود: در سال گذشته به‌دلیل عدم تحقق برنامه تامین مالی طرح از یک سو و عدم همکاری و حضور صاحبان لیسانس، کارشناسان تجهیزات اصلی و بدقولی برخی سازندگان و مشکل انتقال ارز به خارج از کشور از سوی دیگر موجب گردید امکان تحقق برنامه تکمیل طرح در سال گذشته مهیا نشود. لیکن با توجه به ثمرات ناشی از برجام اکنون به جز معدودی از تجهیزات، سایر اجناس پروژه تامین و به کارگاه تحویل گردیده است و امید است با تحقق تامین به موقع مالی نیز این طرح در اسرع وقت به اتمام برسد.
وی همچنین اشاره کرد، بخش‌هایی از پروژه‌ همچون واحد تولید گوگرد جامد(SSU)، مخازن کروی، مخازن استوانه‌ای و اتاق‌های کنترل اصلی و فرعی، پست‌های فرعی برق تکمیل گردیده‌اند و در حال حاضر بخشی از کارگران در تعدادی از بخش‌ها در دو شیفت به کار مشغولند.