راه‌آهن مهاباد- نقده آماده بهره‌برداری شد

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: راه‌آهن مهاباد- نقده یکی از پنج قطعه طرح ملی راه آهن مراغه- ارومیه بعد از 15 سال در آستانه بهره‌برداری قرار گرفت.

کد خبر: ۷۴۹۸۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۶

داریوش نصر با بیان اینکه هم‌اکنون قطعه 4 راه‌آهن مهاباد- نقده از طرح ملی ساخت راه‌آهن مراغه- ارومیه به طول 25 کیلومتر، 99 درصد پیشرفت اجرایی دارد افزود: عملیات زیرسازی، ریل‌گذاری و احداث تقاطع‌های این طرح نیز در حال اتمام است.
وی با بیان اینکه ساخت و ساز ایستگاه راهآهن نقده در مراحل پایانی بوده در ماه‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد افزود: در حال حاضر مراحل ریل‌گذاری ایستگاه نقده در دست اتمام است و بزودی آماده بهره‌برداری از این طرح خواهیم بود.
مدیرکل راه‌و شهرسازی آذربایجان غربی با اعلام اینکه از 40 کیلومتر راه‌آهن واقع در نقده 21 کیلومتر تا ایستگاه قطار نقده ریل‌گذاری شده است افزود: ریل‌گذاری 19 کیلومتر باقی مانده از قطعه پنج‌الف دو در سالجاری آغاز خواهد شد.
وی بیان اینکه محوطه ایستگاه راه‌آهن نقده نیز هم‌اکنون بالای 74 درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: برای اتمام این پروژه 520 میلیارد ریال اعتبار اختصاصی یافته و متوسط پیشرفت فیزیکی کل پروژه 520 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و متوسط پیشرفت فیزیکی کل پروژه 90 درصد است.
نصر با اشاره به اینکه تاکنون برای ساخت راه‌آهن مراغه تا مهاباد نزدیک به یک هزار و 670  میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: تا به امروز برای احداث راه‌آهن مهاباد تا ارومیه یک هزار و 550 میلیارد ریال صرف شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی یادآور شد: پیگری‌های لازم برای تخصیص 120 میلیارد ریال برای جبران کمبود اعتبار این پروژه انجام می‌شود.
نصر با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی در قطعات پروژه راه‌آهن نقده- ارومیه فعال است تصریح کرد: عملیات زیرسازی، خاکریزی، خاکبرداری و ساخت ابنیه فنی در مسیر راه‌آهن نقده تا ارومیه به طول 105 کیلومتر از 68 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.