سکوهای فاز 20،19 و 21 پارس جنوبی امسال راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران از آماده شدن سه سکوی 19، 20 و 21 پارس جنوبی از سوی این شرکت تا پایان امسال خبر داد و گفت: در حال مذاکره برای اجرای لوله‌گذاری فازهای ۲۳ و ۲۴ هستیم.

کد خبر: ۴۶۲۰۹

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۵

غلامرضا منوچهری افزود: با توجه به این که امسال قرار شده دو ردیف پالایشگاه فاز 19 راه‌اندازی شود، بنابراین دو سکوی C و SPD2 فاز 19 تا پایان امسال وارد مدار و تولید گاز آغاز خواهد شد.
وی افزود: امسال بنا داریم سه سکوی فازهای 19، 20 و 21 را وارد مدار کنیم و همچنین امسال نخستین ردیف شیرین‌سازی فازهای 20 و 21 که هرکدام با ظرفیت تولید یک میلیارد فوت مکعب است، وارد مدار می‌شود.
منوچهری با بیان اینکه اکنون پیشرفت هر یک از این سکوها 80 درصد است، ساخت سکوهای فازهای 21 و 20 را تا حدودی عقب‌تر از ساخت سکوهای فاز 19 اعلام کرد و ادامه داد: چنانچه بتوانیم تجهیزات مورد نیاز را تامین کرده و منابع کافی به دست آوریم، سرعت اجرای این فازها هم بیشتر می‌شود.
منوچهری گفت: با این حال نیمه دوم امسال سکوی فازهای 20 و 21 نصب می‌شود و اوایل سال 95 هم سکوی دوم این فازها در مدار تولید قرار می‌گیرد.
وی درباره اجرای فاز 14 پارس جنوبی با بیان اینکه اولویت‌بندی اجرای این فاز با وزارت نفت است، تصریح کرد: ساخت جکت‌های فاز 14 بر عهده شرکت تاسیسات دریایی است که جکت چهارم هم به تازگی نصب شده است.
منوچهری با بیان اینکه هنگام شمع‌کوبی جکت چهارم دچار مشکل شدیم و این روند نصب جکت را به تاخیر انداخت، افزود: جکت‌ها در سخت‌ترین زمین پارس جنوبی بودند، به همین دلیل ماه‌ها صرف حفاری حفره‌های شمع‌های این جکت شد و این کار هزینه زیادی داشت.
وی از مذاکره برای لوله‌گذاری‌ فازهای 23 و 24 پارس جنوبی خبر داد.