تعلل شرکت توسعه و وعده‌هایی که عملی نشد

«ورزشگاه آزادی» گرفتار در دوران بازسازی

کد خبر: ۲۸۴۰۵۳

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۸

در شرایطی که طبق وعده قبلی مسئولان، قرار بود سکوهای ورزشگاه آزادی تا آذرماه سال جاری بازسازی شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه از فرصت جام ملت‌های آسیا که با تعطیلی لیگ‌برتر فوتبال ایران همراه بود نیز به بهترین شکل استفاده نشد!

از اواخر اسفند ۱۴۰۱ و بعد از خطر ریزش ورزشگاه آزادی، بعد از بررسی‌هایی که صورت گرفت، سکوهای غربی ورزشگاه آزادی تخریب شد تا سکوهای سبک‌سازی شده جدید، مجدد نصب شوند. این تصمیم درحالی اتخاذ شد که بنابر اعلام مشاور پروژه، در هر متر مربع، ۱۸۰ کیلوگرم سبک‌سازی انجام می‌شود.

ورزشگاه فوتبال آزادی متشکل از ۷۲ قسمت است و با توجه به اینکه بیش از نیم قرن از ساخت آن می‌گذرد، نیاز به بازسازی جدی داشت. در یک دهه گذشته، طرح‌هایی برای بازسازی ورزشگاه فوتبال آزادی مطرح شد ولی هیچ‌گاه در مرحله عملیاتی قرار نگرفت اما در دولت سیزدهم، بازسازی این ورزشگاه آغاز شد هرچند با توجیه حساسیت‌های موجود برای جلوگیری از صدمه به ورزشگاه با سرعت کمتری پیش رفت.

۱۸ مرداد ماه سال جاری بود که مهیار عسگریان، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با اعلام این‌که ۱۶ تا ۱۷ ماه برای بازسازی کامل به زمان نیاز دارند، اعلام کرد که تا اواخر شهریور ورزشگاه آزادی چهره زیبایی پیدا خواهد کرد: «اگر تصمیم گرفته شود ورزشگاه با تماشاگر باشد، چهار روز در هفته کار می‌کنیم و در زمان بازی ورزشگاه را در اختیار سازمان لیگ قرار می‌دهیم.» وی همچنین بیان کرد: «در آذر ماه سکوها به طور کامل آماده می‌شود؛ اگر بودجه‌ بیشتری بگیریم، تعداد پیمانکارها را نیز افزایش می‌دهیم، هزار میلیارد بودجه باید هزینه شود تا ورزشگاه به شرایط ایده‌آل برسد.»

به گفته رئیس سابق شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، ماهانه چیزی حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه نگهداری آزادی است، همچنین اگر چمن استادیوم برای بازسازی چیزی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیاز دارد. به روزرسانی ورزشگاه آزادی هم ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد بودجه نیاز دارد.

از سال ۱۳۵۰ که ورزشگاه آزادی به بهره‌برداری رسیده، بیشتر از آنچه نگهداری شود، بهره‌برداری شده است؛ چنین سازه بزرگی نیاز به مراقبت دارد اما متاسفانه از لحاظ شرایط ساخت و نوع نگهداری، دچار آسیب‌های جدی شده و در اثر گرما و سرما عایق‌های این سازه آسیب دیده است و چون حجم کار گسترده است، چنین پروژه‌ای نیاز به اعتبار زیادی دارد و کمبود اعتبارات کار پروژه را تاخیرهای متوالی رو‌به‌رو کرده است.

جام ملت‌های آسیا فرصتی بی‌نظیر برای تسریع در بازسازی ورزشگاه آزادی با توجه به تعطیلی مسابقات لیگ‌برتر بود و به طور حتم با تزریق بودجه بیشتر و تلاش مضاعف این امکان وجود داشت که سکوهای ورزشگاه آزادی کامل شود اما نه تنها تکمیل سکوهای ورزشگاه آزادی طبق قرار قبلی تا آذرماه به پایان نرسید بلکه فرصت جام ملت‌های آسیا نیز از دست رفت و همچنان وضعیت سکوهای ورزشگاه آزادی در شرایط نیمه‌تمام به سر می‌برد.

امروزه فوتبال دنیا در مسیری گام بر می‌دارد که زیرساخت‌هایی نظیر ورزشگاه‌های برگزاری مسابقات و کمپ‌های تمرینی به عنوان یک حداقل مطرح است و شاهد ساخت ورزشگاه‌های مدرنی در همین کشورهای آسیایی هستیم که با مدرن‌ترین ورزشگاه‌های دنیا برابری می‌کنند.  تعطیلی حدود ۴۰ روزه لیگ برتر فوتبال ایران فرصت مناسبی بود که با توجه به عدم برگزاری مسابقات روند بازسازی سکوهای ورزشگاه آزادی تسریع شود و با حدود دو ماه تاخیر نسبت به آذرماه (با توجه به وعده داده شده) شاهد تکمیل شدن سکوهای ورزشگاه آزادی باشیم اما اکنون با توجه به شروع مجدد لیگ برتر فوتبال ایران و برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی در ایام نوروز ۱۴۰۳ مشخص نیست که سکوهای ورزشگاه آزادی چه زمانی کامل می‌شود و چند ماه از سال آینده نیز باید بگذارد تا صرفا شاهد تکمیل سکوها باشیم؛ اتفاقی که به هیچ وجه درخور‌شان تماشاگران و فوتبال ایران نیست و این پرسش جدی مطرح است چرا در حالی که سایر کشورها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مدرن‌ترین ورزشگاه‌ها و کمپ‌ها را می‌سازند تا این حد بازسازی سکوهای ورزشگاهی که نماد فوتبال ایران است باید طول بکشد!