معاون شرکت برق حرارتی:

ظرفیت تولید برق ایران از مرز ۹۰ هزار مگاوات عبور کرد

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی گفت: با اتصال واحد گاز نیروگاه کلاس F دوکوهه‌اندیمشک به شبکه سراسری برق، ظرفیت نیروگاه‌های ایران از مرز ۹۰ هزار مگاوات عبور کرد.

کد خبر: ۲۵۹۰۳۸

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۹

به گزارش وزارت نیرو، «محمد رمضانی» با اشاره به اینکه نیروگاه دوکوهه با حجم سرمایه‌گذاری افزون بر ۲۵۰ میلیون یورو در حال ساخت است، افزود: در راستای توسعه تولید نیروی برق و تقویت شبکه ۲۳۰ کیلوولت در منطقه شمال خوزستان، شرکت برق حرارتی ساخت نیروگاه راندمان بالای دوکوهه را با برخورداری از یک واحد گازی ۳۰۷ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۴۴ مگاواتی در مجموع به ظرفیت اسمی ۴۵۱ مگاوات در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه ‌داد: با اتصال واحد گاز نیروگاه کلاس F دوکوهه به شبکه سراسری برق، ظرفیت نیروگاه‌های ایران از مرز ۹۰ هزار مگاوات عبور کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، از ابتدای سال جاری تا پایان آذر سال 1401، تعداد 16 نیروگاه بزرگ حرارتی ساخته شده و برق خود را به شبکه کشور تزریق کرده است.

گزارش شرکت برق حرارتی از پروژه‌‎های نیروگاه حرارتی سنکرون شده از ابتدای سال تا آذر سال 1401 بیانگر آن است که نیروگاه 1 زرند، نیروگاه 2 زرند، نیروگاه 3 شهید باکری سمنان، نیروگاه 1 زاهدان، نیروگاه 2 زاهدان، نیروگاه 4 ایران LNG بوشهر، نیروگاه 5 ایران LNG بوشهر، نیروگاه 1 بعثت پارس جنوبی، نیروگاه غرب کارون، نیروگاه 1 آریان زنجان، نیروگاه 2 آریان زنجان، نیروگاه 1 راشد تربت حیدریه، نیروگاه شرکت فولاد بوتیای کرمان، نیروگاه قشم پاسارگاد، نیروگاه عسلویه بوشهر و نیروگاه فردوسی خراسان رضوی، از جمله 16 واحد نیروگاهی هستند که به شبکه برق کشور متصل شده‌اند. میزان ظرفیت اضافه شده به عدد ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور پس از اتصال مستقیم این 16 نیروگاه 2769 و دو دهم مگاوات است.

رکوردشکنی در زمان نیروگاه‌سازی

همچنین مطابق قرارداد منعقده در نیروگاه سمنان، به تبعیت از مدت زمان عادی برای ساخت یک واحد گازی، زمان سنکرون واحد اول باید 12 ماه پس از پرداخت پیش‌پرداخت یعنی در تاریخ 14 بهمن سال 1401 اتفاق می‌افتاد.

بر این اساس، شرکت مپنا با ثبت یک رکورد بین‌المللی در زمینه ساخت نیروگاه فقط شش ماه پس از جاری شدن قرارداد ساخت موفق به سنکرون این واحد نیروگاهی شد. در همین رابطه، صادق جوادی؛ کارشناس حوزه برق گفت:‌ ساخت یک نیروگاه در شرایط نرمال 12 تا 14 ماه زمان نیاز دارد. در دنیا رکوردهایی از ساخت نیروگاه در بازه زمانی 9 ماه، آن هم به ندرت دیده می‌شود اما کار انجام شده در این نیروگاه توسط سازنده به معنای واقعی کلمه تحسین‌برانگیز و مشخص‌کننده توان ساخت نیروگاه در ایران است.‌

وی افزود: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت مپنا به عنوان سازنده این نیروگاه، از شروع نصب واحد تا زمان سنکرون در قالب 120 روز به سرانجام رسیده در حالی که زمان نرمال این بخش در شرایط عادی بیش از 210 روز ادامه دارد. همچنین در بخش بهره‌برداری از زمان شروع فلاشینگ روغن تا برق‌دار شدن DCS، به طور نرمال به 90 روز زمان نیاز دارد که این کار تنها در 52 روز به سرانجام رسیده است.