مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران:

گاز دامغان سال آينده به نکا مي‌رسد

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران گفت: خط انتقال گاز دامغان به نکا در سال جاري انجام نمي‌شود.

کد خبر: ۱۷۹۷۱

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۷

به گزارش خبرگزاري‌ها از ساري، رضا الماسي در مراسم معارفه مدير منطقه 9 عمليات گاز کشور در ساري با وجود مخالفت‌هايي که در سال 88 براي منطقه وجود داشت، با تاکيد بر تامين گاز زمستان گفت:‌ امسال هم خط انتقال گاز دامغان به نکا به منطقه نمي‌رسد و بايد براي کار در زمستان آماده باشيم.
وي با اشاره به اينکه پراکندگي کار در مازندران کار ما را سخت کرده است، افزود: گرما، بارندگي‌هاي متوالي، جنگلي بودن و ترافيک، سنگيني کار در عمليات‌هاي گازرساني مازندران است. مدير جديد منطقه 9 عمليات انتقال گاز کشور در اين مراسم گفت: وعده ساخت و بهره‌برداري از خط انتقال گاز دامغان به مازندران در دولت نهم آن هم در مدت کمتر از شش ماه وعده‌اي بي‌پشتوانه و غيرکارشناسانه بود.
«محمد اسماعيل ابراهيم‌زاده» افزود: ساخت 170 کيلومتر خط لوله 42 اينچ براي انتقال گاز، آن هم در مسير سخت کوهستاني و جنگلي، غيرممکن بود. وي گفت: به‌رغم تامين اعتبار لازم در انتقال گاز از دامغان به مازندران، تاکنون فقط 20 کيلومتر از مسير 170 کيلومتري اين پروژه لوله‌گذاري شده است. مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز کشور ماموريت اصلي اين منطقه را در سال جاري اجراي  خط لوله گاز دامغان به ساري اعلام کرد و افزود: با همکاري شرکت ملي انتقال گاز ايران، سازمان محيط زيست و منابع طبيعي اين خط را تا سال آينده به بهره‌برداري خواهيم رساند. وي بر تامين گاز طبيعي مورد نياز مردم مازندران در فصل زمستان تاکيد کرد.