آغاز عملیات بتن‌ریزی دومین راکتور هسته‌ای بوشهر

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر گفت: عملیات بتن‌ریزی دومین راکتور هسته‌ای در بوشهر هفته آینده آغاز می‌شود.

کد خبر: ۱۷۴۱۶۳

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۵

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، محمود جعفری ، با اشاره به اینکه عملیات بتن‌ریزی دومین راکتور هسته‌ای در بوشهر هفته آینده آغاز می‌شود گفت: نقطه شروع ساخت نیروگاه اتمی، بتن‌ریزی راکتور است و این مهم از نقاط حساس نیروگاه هسته‌ای محسوب می‌شود.
وی، با بیان اینکه واحد‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر در زمینی به مساحت ۷۰ هکتار ایجاد می‌شود اظهار داشت: در ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر عملیات استحکام زمین انجام شده و این پروژه برای ایجاد واحد سوم نیروگاه در حال انجام است.
او با بیان اینکه عملیات خاکبرداری برای ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است تصریح کرد: برای اجرای واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر ۴ میلیون مترمکعب خاک‌برداری شده و در این پروژه 2/5 میلیون متر مکعب خاک‌ریزی می‌شود که تاکنون ۷۰ درصد آن انجام شده است.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با بیان اینکه آرماتوربندی و فونداسیون برای آغاز عملیات بتن‌ریزی در ساخت راکتور دوم آماده شده است گفت: عملیات بتن‌ریزی دومین راکتور نیروگاه اتمی در بوشهر هفته آینده با حضور مسئولان سازمان انرژی اتمی و پیمانکار روسی آغاز می‌شود.
جعفری با بیان اینکه در مرحله نخست به حجم ۲۵ هزار تن بتن‌ریزی برای ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی انجام می‌شود خاطر نشان کرد: نقطه شروع ساخت نیروگاه اتمی، بتن‌ریزی راکتور است و این مهم از نقاط حساس نیروگاه هسته‌ای محسوب می‌شود.
او از تکمیل مطالعات مهندسی و طراحی ساخت راکتور دوم هسته‌ای بوشهر خبر داد و بیان کرد: در اجرای ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر ۱۷ هزار شمع بتنی ایجاد شده است.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با بیان اینکه کار‌های ساختمانی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر توسط پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود خاطر نشان کرد: اکنون ۱۱ شرکت ایرانی در اجرای ساختمان‌های واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر مشارکت دارند که در برگزاری مناقصات بعدی تعداد پیمانکاران ایرانی در ساخت واحد‌های دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر افزایش می‌یابد.
جعفری، با اشاره به اینکه ساخت واحد‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهربراساس انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و روسیه شهریور سال ۱۳۹۵ آغاز شد تصریح کرد: شرکت روس اتم در ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر مشارکت دارد که بر اساس برنامه زمان‌بندی ۷۵ ماه تا زمان بهره‌برداری طول می‌کشد.
او بیان کرد: عملیات گودبرداری محل ساخت راکتور واحد دوم نیروگاه سال ۱۳۹۶ آغاز شد و با آماده سازی بستر‌های لازم عملیات بتن ریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر هفته آینده آغاز می‌شود.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولید برق هریک از واحد‌های دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را یک‌هزار و ۵۷ مگاوات دانست و گفت: نخستین واحد نیروگاه اتمی بوشهر با توان تولید یک‌هزار مگاوات برق، شهریور سال ۱۳۹۰ به شبکه سراسری برق متصل شد و سال ۱۳۹۱ به ظرفیت کامل رسید.