رئیس‌سازمان املاک بنیاد مستضعفان:

پلاسکو جدید تا مهر ۹۹ ساخته خواهد شد

رئیس ‌سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان گفت: عملیات گودبرداری پلاسکو جدید تا پایان امسال به اتمام می‌‌رسد و تلاش می‌کنیم تا مهرماه 99 ساختمان جدید پلاسکو تحویل کسبه شود.

کد خبر: ۱۵۲۶۱۶

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۹

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن کاری در مراسم تجلیل از منتخبان مسابقه طراحی پلاسکو جدید اظهار داشت: پس از حادثه پلاسکو، رئیس‌بنیاد مستضعفان در محل پروژه حضور یافت و در آن بازدید قول داد پلاسکو را دو ساله می‌سازیم. بنیاد پیگیر اخذ مجوز ساخت پلاسکو بود، اما شهرداری محدودیت طرح تفصیلی منطقه داشت و اجازه ساخت بیشتر از هفت طبقه را نمی‌داد. میراث فرهنگی هم به دلیل وجود مدرسه ژاندارک، بیشتر از چهار طبقه مجوز نمی‌داد.
رئیس ‌سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان افزود: اواخر پاییز 96 تفاهمی بین شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان و دادستانی انجام شد تا پلاسکو10 طبقه ساخته شود اما میراث فرهنگی مجدداً موافقت نکرد. استانداری تهران، مدیریت را بر عهده گرفت و جلسات مکرر بین نهادهای ذیربط برگزار شد و بالاخره 22 اردیبهشت ماه 97 بین شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان، سازمان میراث فرهنگی و کسبه پلاسکو توافق ساخت پلاسکوی جدید انجام شد.
کاری افزود: مقرر شد ساختمان شمالی پنج طبقه توسط کسبه مقاوم‌سازی شده و برج پلاسکو هم با همان سطح و تعداد طبقات در دو سال توسط بنیاد ساخته شود.  27 شهریور 97 شورای تأمین استان این توافق را تصویب کرد و 31 شهریور، کمیسیون ماده 5 آن تصویب و مقرر شد، از اول مهر ماه پروژه آغاز شود که گودبرداری در این حوزه آغاز شد.
وی ادامه داد: امسال عملیات گودبرداری پلاسکوی جدید تمام می‌شود، فونداسیون را هم می‌سازیم و اوایل سال 98 قرارداد اسکله را منعقد می‌کنیم و نصب اسکله آغاز خواهد شد و تلاش می‌کنیم مهر 99 پلاسکوی جدید به کسبه تحویل شود.
همچنین رئیس ‌بنیاد مستضعفان گفت: برای ساخت پلاسکو جدید تا کنون ۵۱ جلسه در سطح ملی برگزار شده است.
محمد سعیدی‌کیا افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان کرد که بر‌ا‌ی طراحی و ساخت پلاسکو باید مسابقه ملی برگزار شو‌د. بر‌ا‌ی این‌که خواست اجتماعی برآورده شو‌د، فراخوان ایده گذاشتیم تا نظرات ر‌ا دریافت کنیم. با تشکیل هیئت داوری و بررسی ایده‌ها، ۱۰ ایده برتر انتخاب شد. حتی زمین کنار پلاسکو به اسم پارکینگ اکبر را رفع تعارض کردیم و جزو اموال بنیاد شد،‌ ا‌ما به‌هرحال د‌ر این مد‌ت سه شهردار و یک سرپرست د‌ر شهرداری تهران عوض شد که کار ما ر‌ا طولانی‌تر کر‌د.
وی با بیان این‌که قوه قضائیه اعلام کر‌د‌ه است که د‌ر این ماجرا ۱۴ دستگاه ذی‌مدخل هستند گفت: بنیاد معطل هیچ چیز نشده است و کار ر‌ا با قوت ادامه می‌دهد تا پلاسکو جدید به عنوان ساختمانی فاخر ساخته شو‌د.