مدیرعامل شهر جدید پردیس خبر داد

۷۶۰۰ واحد مسکن مهر معطل نصب انشعابات

مدیرعامل شهر جدید پردیس گفت: در حال حاضر هفت هزار و 600 واحد مسکونی مهر در فازهای 8 ، 5 ، 9 و 11 را به دلیل روند کند نصب انشعابات نمی‌توانیم در موعد مقرر تکمیل کنیم.

کد خبر: ۱۱۶۹۴۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۴

سعید غفوری در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: برای تکمیل خدمات زیرساختی، زیربنایی، روبنایی، آماده‌سازی و محوطه‌سازی 82 هزار واحد مسکن مهر در تمامی فازها حدود دو هزار و 584 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، بنابراین تلاش ما این است هزار و 90 میلیارد تومان از منابع داخلی و مشارکت بخش خصوصی تأمین شود.
وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت نصب انشعابات چگونه است، گفت: سرعت ساخت و ساز با نصب انشعابات همخوانی ندارد و در حال حاضر هفت هزار و 600 واحد مسکونی مهر در فازهای 8 ، 5 ، 9 و 11 را به دلیل روند کند نصب انشعابات نمی‌توانیم این واحدها را در موعد مقرر تکمیل و اقدام به محوطه‌سازی و آماده‌سازی کنیم.
مدیرعامل شهر جدید پردیس ادامه داد: به هر حال قرار بود در اواخر ماه جاری برنامه افتتاح واحدها را داشته باشیم که به دلیل عدم نصب انشعابات، این برنامه به تأخیر افتاد ولی با تلاش همکاران و مساعدت دستگاه‌های خدمات‌رسان قصد داریم طی هفته‌های آینده این مهم را به انجام برسانیم.غفوری بیان کرد: تلاش ما این است که از محل اوراق خزانه اسلامی، یارانه مسکن مهر، تهاتر زمین‌های در اختیار و منابع داخلی، مبالغی که حدود 813 میلیارد تومان از سال 91 تا 93 از آورده متقاضیان جهت اموری غیر از ساخت واحدهای آنها هزینه شده است را جایگزین و تأمین کنیم تا با این روش به متقاضیان مساعدت شده و از فشارهای مالی وارده به آنها کاسته شود.
گفتنی است، با تعویق وعده اتمام مسکن مهر از سوی دولتمردان، تاریخ اتمام این طرح همچنان به درستی مشخص نیست. چه اینکه استاندار سابق تهران پیش‌تر از اتمام این طرح تا پایان شهریورماه و قائم‌مقام وزیر راه وشهرسازی هم از اتمام آن تاپایان سال خبر داده بودند. با این حال به گوش رسیدن اخباری درخصوص مشکلات سخت‌افزاری تکمیل این مسکن‌ها، احتمال تعویق مجدد اتمام مسکن مهر را تقویت کرده است.