رشد خام فروشی میعانات گازی به سبب کُندی توسعه طرح‌های پالایشی

کد خبر: ۱۱۳۱۱۲

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰

در حالی که قرار بود با افتتاح طرح‌های پالایشی سیراف و سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس شاهد به صفر رسیدن صادرات میعانات گازی و تبدیل آن به فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور باشیم ولی متاسفانه هم اکنون شاهد افزایش قابل توجه خام فروشی میعانات گازی هستیم.
به گزارش تسنیم، «صادرات میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه با رشد 18 درصدی به بیش از 91 میلیون بشکه رسید.»، این خبری بود که دیروز مدیرعامل مجتمع گازی پارس جنوبی اعلام کرد.
رشد 18 درصدی صادرات میعانات گازی تولیدی پارس جنوبی در حالی است که رشد تولید آن از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط 13 درصد بوده است.
این خبر به معنای افزایش قابل توجه خام‌فروشی میعانات گازی است در حالی که قرار بود با افتتاح طرح‌های پالایشی سیراف و سه‌فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس شاهد به صفر رسیدن صادرات میعانات گازی و تبدیل آن به فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور باشیم. هدف‌گذاری بسیار مهمی که با وجود وعده‌های بسیار، در دولت یازدهم محقق نشد.
طرح ساخت 8 پالایشگاه سیراف با هدف جلوگیری از خام‌فروشی روزانه 480 هزار بشکه میعانات گازی و از بین بردن موانع برداشت حداکثری گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در خردادماه 94 و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به‌طور رسمی کلید خورد. اما این پروژه تاکنون حدود 12 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. البته عدم دخالت مستقیم بخش دولتی در سرمایه‌گذاری و الزام سرمایه‌گذاران به عرضه 35 درصد از سهام خود در فرابورس از نقاط مثبت طرح پالایشی سیراف محسوب می‌شود.
افتتاح کامل فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، از خام‌فروشی روزانه 120 هزار بشکه میعانات گازی پالایش جلوگیری و با تولید 12 میلیون لیتر بنزین، کشور را در آستانه‌ خودکفایی در تولید بنزین قرار می‌دهد. زنگنه در مقاطع گوناگون بر تکمیل این پالایشگاه به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت نفت در دولت یازدهم تأکید و اعلام کرد که این پروژه را شخصاً رصد می‌کند، اما عملکرد وزارت نفت در چهار سال اخیر از اهمیت پایین این طرح پالایشی در نظر زنگنه حکایت دارد. در این راستا، بهره‌برداری از فاز نخست این پالایشگاه بعد از چند نوبت تأخیر به پایان سال 94 موکول شد؛ اما این وعده نیز محقق نشد.
راه‌اندازی فاز اول این طرح پالایشی که قرار بود تا پایان نیمه اول سال 95 به بهره‌برداری برسد، به پایان این سال موکول شد و در نهایت در اردیبهشت سال 96 با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد اما این افتتاح هم افتتاح کاملی نبود. طبق اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، دو واحد ایزومریزاسیون این پالایشگاه که لازمه تولید بنزین یورو4 بوده، ناقص است و از سوی دیگر در حال حاضر میزان تولید این پالایشگاه کمتر از 7 میلیون لیتر در روز است.
فاز دوم و سوم این پالایشگاه طبق وعده‌ وزیر نفت باید تا پایان دولت یازدهم افتتاح می‌‌شد؛ اما افتتاح و تکمیل آن به پایان سال 96 موکول شد و باز هم این افتتاح طبق گفته‌های اخیر معاون وزیر نفت در امور پالایش فرآورده‌های نفتی، به بعد از سال 96 موکول شده است.