رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد

بهره‌برداری کامل از آزاد راه تهران- شمال در سال 1401

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به پیشرفت 85 درصدی فاز یک آزاد راه تهران- شمال گفت: این آزاد راه در سال 1401 بطور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد خبر: ۱۰۸۲۲۳

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۵

رئیس بنیاد زمستان امسال را زمان تکمیل قطعه اول این آزاد راه دانست و گفت: در ابتدا ما برنامه داشتیم که کار در بهار سال 1396 تکمیل شود، اما زمستان سال قبل زمستان سختی بود و با توجه به دمای منفی 20 درجه امکان سرعت دادن به تکمیل پروژه وجود نداشت، از طرفی رانش و جابجایی کوه با حجم حدود دو میلیون متر مکعب منجر به اصلاح مجدد مسیر و تأثیرگذاری بر زمان پروژه گردیده است. با این وجود کار با قدرت زیادی ادامه یافته و امروز به پیشرفت 85 درصدی رسیده است و امیدواریم طبق برآوردهای فعلی قطعه اول قبل از پایان امسال به بهره‌برداری برسد.
سعیدی‌کیا درباره آخرین وضعیت منطقه دوم و سوم این آزاد راه نیز اعلام کرد: در قطعه دوم، چهار مناقصه مختلف برگزار شد و در حال حاضر کار به پیمانکاران ابلاغ شده است. یک قسمت مهم از منطقه دو تونل البرز است که تونل شرقی از چند سال قبل در حال اجراست و حدود 50 درصد پیشرفت دارد و تونل غربی نیز با ورود فناوری جدیدی که برای نخستین بار در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی TBM تمام مقطع (دستگاه حفاری) به قطر 13/5 متر انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: در قطعه سوم نیز سرمایه‌گذاران کره‌ای اعلام آمادگی کردند تا به این بخش فاینانس ارائه کند. ما  در کنار این پیشنهاد دیگر پیشنهادات تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف و نیز پیمانکاران ایرانی را نیز بررسی می‌کنیم تا کار اجرایی شود.
سعیدی‌کیا در پاسخ به این سؤال که زمان احتمالی تکمیل کامل آزاد راه تهران- شمال چه سالی خواهد بود، عنوان کرد: با وجود تمام دشواری‌ها ما معتقدیم انشاءالله تا سال 1401 امکان بهره‌برداری کامل از این پروژه وجود خواهد داشت.
وی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره آخرین وضعیت ساخت ترمینال سلام‌ فرودگاه امام از سوی بنیاد مستضعفان نیز تأکید کرد: در ابتدا یکی از شرکت‌های بنیاد در احداث این ترمینال به عنوان یک پیمانکار حضور داشت، اما با توجه به این که وزارت راه و شهرسازی کمبود اعتبار داشت از بنیاد مستضعفان خواستند تا تأمین مالی نیز در این ترمینال داشته باشد. ما با این هدف که گره مشکلات باز شود وارد شدیم و قرارداد در دی ماه سال 1395 به امضاء رسید.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان این که کارگاه این ترمینال به عنوان بزرگترین کارگاه ملی با رکوردشکنی جزئیات فنی اجرایی، کاملاً فعال است، توضیح داد: این نکاتی که بعضاً در فضای مجازی و رسانه‌ها بیان می‌شود که بنیاد مستضعفان کار را متوقف کرده به هیچ عنوان صحت ندارد.در حال حاضر ترمینال سلام، پیشرفتی 53 درصدی را به ثبت رسانده است.
سعیدی کیا درباره آخرین وضعیت پیگیری بازسازی ساختمان پلاسکو نیز اظهار کرد: بنده در روزهای ابتدایی این حادثه تلخ اعلام کردم که بنیاد مستضعفان می‌تواند ظرف دو سال این ساختمان را بازسازی کند که البته این موضوع منوط به دریافت پروانه ساخت از شهرداری خواهد بود. ما در طول ماه‌های گذشته مذاکراتی جدی با شهرداری داشته‌ایم و هنوز بحث‌ها ادامه دارد.
رئیس بنیاد مستضعفان درباره چرایی اعتراض کسبه پلاسکو نیز اظهار کرد: بعضی از مغازه‌داران معتقد بودند پنج طبقه باقی مانده از پلاسکو می‌تواند با یک بازسازی سطحی به بهره‌برداری برسد، اما این بخش از ساختمان به لحاظ ایمنی و با توجه به استانداردهای موجود به نظر نمی‌رسد که قابل استفاده باشد لذا پس از دریافت مجوزهای لازم ساختمان جدید با آیین‌نامه و مقررات ایمنی کامل ساخته خواهد شد.