انتقاد کارشناسان صنعت نفت از شیوه افتتاح تبلیغاتی طرح ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت با انتشار بیانیه‌ای از شیوه افتتاح تبلیغاتی طرحها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری انتقاد کردند.

کد خبر: ۱۰۱۴۹۳

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۰

در این بیانیه با اشاره به اینکه قرار است امروز حسن روحانی رئیس‌دولت یازدهم با سفر به عسلویه پروژه‌هایی را افتتاح کند، آمده است: بیش از ۸۵ درصد از سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات پروژه‌هایی که امروز رئیس‌جمهور در عسلویه افتتاح خواهد کرد پیش از سال 92 انجام شده و این پروژه‌ها با پیشرفت بسیار بالا تحویل دولت یازدهم داده شده است.
در بیانیه کارشناسان صنعت نفت تصریح شده است: روز یکشنبه رئیس‌جمهور در سفر به عسلویه چند پروژه بزرگ نفتی را افتتاح می‌کند. پروژه‌هایی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری آنها در دوره‌های گذشته انجام شده است و با پیشرفت بالایی تحویل دولت فعلی داده شده است. اگرچه تکمیل پروژه‌های باقیمانده از قبل کار صحیح و مطابق روالی ست اما سؤال جدی اینجاست که چرا دولت با تاخیرهای معنی داری این پروژه‌ها را در این برهه زمانی (زمان انتخابات ریاست جمهوری) افتتاح می‌کند؟! آن هم در شرایطی که بسیاری از این پروژه‌ها مدت‌ها است که در حال بهره‌برداری هستند و بعضی از آنها از یک یا دو سال پیش آماده افتتاح بوده‌اند.
بر اساس مستندات و آمارهای موجود، اکثر این پیشرفت‌ها در شرایط سخت تحریم‌ها بوده و انتظار می‌رفت در زمان دولت یازدهم، بخصوص شرایط پس از برجام با نرخ پیشرفت فیزیکی که این فازها در تحریم داشتند (یعنی متوسط ماهیانه 1/49 درصد) حتی اگر شرایط تحریم‌ها نیز ادامه می‌یافت، خیلی زودتر از زمان فعلی باید راه‌اندازی و افتتاح می‌شدند و این که دولت راه‌اندازی و افتتاح فازها را به این زمان موکول نموده، جای بسی تعجب و سؤال است؟! که انتظار می‌رود دولتمردان فعلی صادقانه به اطلاع ملت شریف ایران برسانند.
ضمناً باید یادآوری کرد تامین مالی (بخصوص بخش ارزی) پروژه‌ها و خرید تجهیزات مهم و حساس آنها در به ثمر رسیدن پروژه‌ها، نقش اساسی دارد که تا سال 92 مبلغ 15/65میلیارد دلار (حدود 88 درصد مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز) تامین و پرداخت شده است. تاخیرات اتفاق افتاده در بهره‌ برداری از فازها (با متوسط پیشرفت ماهیانه حدود 0/5 درصد در دولت یازدهم) مبالغ قابل توجهی خسارت به ملت ایران که برای هر فاز معادل حدود 4 میلیارد دلار در سال زیان برآورد می‌گردد، تحمیل نموده است.
واقعیتی که از این مطالب مستند ارائه شده نمایان است، نشان می‌دهد عمده پیشرفت فازها چه از لحاظ تامین مالی و چه از نظر پیشرفت فیزیکی، قبل از شروع دولت یازدهم بوده و اگر با نرخ پیشرفت فیزیکی متوسط ماهیانه 1/49 درصدی که تحویل دولت یازدهم شد، عملیات پروژه‌های مذکور ادامه پیدا می‌کرد، باید در سال 1395 شاهد راه‌اندازی و افتتاح کلیه فازهای پارس جنوبی می‌بودیم و پرونده توسعه فازهای در دست اجرا بسته می‌شد. اما از آنجایی که نرخ پیشرفت فیزیکی ماهیانه این فازها در دولت یازدهم بطور متوسط به نیم درصد در ماه کاهش یافته، عملاً باعث شده است که آخرین فاز پارس جنوبی، خوش بینانه در حدود سال 1404 به بهره‌برداری برسد.
حال سؤال افکار عمومی این است که علیرغم اینکه بعضی از پروژه‌ها مدتهاست راه‌اندازی شده‌اند، چرا مراسم افتتاحیه رسمی آنها به این زمان موکول شده است؟! از نمونه این پروژه‌ها فاز دوم پتروشیمی کاویان است که در تیرماه سال 95 به بهره‌برداری رسید. همچنین می‌توان به پروژه MEG پتروشیمی مروارید اشاره کرد که در دی ماه سال 94 راه‌اندازی شد.واقعیت‌های فوق نشان می‌دهد دولت به جای اینکه سودای خوشحال کردن ملت شریف ایران به واسطه معرفی دستآوردهای بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در پارس جنوبی را در سر داشته باشد، سودای جلب آرای مردم عزیزمان آن هم به روش غیرصادقانه و ناصحیح برای اخذ رای ریاست جمهوری را در سر دارد.
به گزاش فارس ،لازم بذکر است نگاه بخشی نگری وزارت نفت در دولت فعلی و معطل نگه داشتن شروع احداث خطوط اصلی شبکه اتصال گاز(IGAT11 , IGAT10-IGAT9) باعث گردیده است علیرغم بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، متاسفانه ظرفیت انتقال گاز به لحاظ عدم احداث خطوط جدید اصلی گاز، وجود نداشته باشد و باعث می‌گردد که نه تنها کما فی السابق میزان برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از کشور همسایه عقب بماند، بلکه مردم شریف ایران نیز از نعمت افزایش سقف تولید گاز میدان پارس جنوبی بی‌بهره بمانند،کما اینکه متاسفانه وزارت نفت در این دولت نسبت به توسعه حوزه‌های پایین دستی فازهای پارس جنوبی(احداث خطوط انتقال، تزریق گاز به میادین نفتی جنوب، توسعه واحدهای پتروشیمی و امثال آن) بی‌توجه بوده است.